معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه شش:

پله برقی‌های زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) رسید

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه 6 تهران با اشاره به رسیدن پله برقی‌های زیرگذر چهارراه ولیعصر به محل پروژه، از نصب کامل پله برقی‌ها تا یک هفته آینده خبرداد و گفت: پس از نصب، یک هفته نیز بابت مونتاژ و تست زمان لازم است و در نهایت پس از دو هفته آماده بهره‌برداری می‌شوند.

کد خبر: ۵۷۵۴

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

سید رامین حسین‌نژاد گفت: 16 دستگاه پله برقی با اعتباری حدود 30 میلیارد تومان در پروژه زیرگذر ولیعصر (عج) نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اتمام نصب چهار دستگاه پله برقی تاکنون، در خصوص زمان پایان پروژه، گفت: تا دو هفته آینده کارهای عمرانی پروژه به اتمام می‌رسد اما برای بهره‌برداری نیاز به یکسری استانداردها، تاییدیه‌ها وجود دارد که باید در محل مستقر شوند و تامین این امکانات در حوزه اختیارات ما نیست، اما احتمالا تا اواخر مهرماه پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه 6 با بیان اینکه تغییری در نقشه پروژه و اتصال آن به خط‌ چهار مترو به صورت مستقیم، مدت اجرای پروژه‌ را تغییر داد ، گفت: با توجه به حجم انبوه کار که تونلی به طول 80 متر را در دست اجرا داشته‌ایم و به صورت همزمان با پروژه اصلی دنبال شد، کمی زمان بهره‌برداری را با تاخیر مواجه کرد. با انجام این بخش مسافرین دیگر نیاز نیست برای استفاده از زیرگذر و مترو به روی زمین بیایند و این باعث کاهش بار ترافیکی چهارراه ولیعصر (عج) می‌شود.

وی پایان کار بخش مربوط به مترو را با یک ماه تاخیر پس از تمام کار پروژه اصلی پیش‌بینی کرد و گفت:حجم کار رد بخش مترو این پروژه بیشتر است و ممکن است این بخش در فاز بعدی و با یک ماه تاخیر از بخش اول انجام شود ولی باقی بخش‌ها تا اواخر مهر قابل بهره‌برداری خواهد بود.