تحويل 530 واحد فاز نخست مسكن ويژه تهرانسر

لک درباره پيشرفت کلي پروژه مسکن ويژه تهرانسر اظهار کرد: در حال حاضر به طور ميانگين حدود 65 درصد کارها انجام شده که در اسفند ماه سال گذشته اين رقم 28 درصد بود که با افزايش کارگران، عوامل فني و اکيپ‌هاي اجرايي از زير صد نفر به 2200 نفر رسيد

کد خبر: ۳۱۹۵۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰

قائم مقام مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر به تشريح جزييات زمان دقيق تحويل واحدهاي مسکن ويژه تهرانسر به متقاضيان پرداخت و تاکيد کرد:‌ خريد و فروش، رهن و اجاره اين واحدها ممانعتي ندارد.

ياسر لک درباره زمان دقيق تحويل واحدهاي مسکن ويژه تهرانسر به متقاضيان اظهار کرد: کار انتخاب واحد متقاضيان به صورت اينترنتي و براساس اولويت امتياز طبق شاخص‌هاي اعلامي از سوي اداره کل راه و شهرسازي استان تهران در پايگاه اينترنتي مسکن ويژه تهرانسر از تاريخ هفدهم آبان ماه آغاز و به صورت دسته‌هاي 25 نفره در هر دو ساعت و مجموعا 125 نفر در هر روز از ساعت 8 صبح الي 18 در روزهاي کاري انجام شد و انتخاب واحد تمامي 2310 متقاضي در تاريخ يازدهم آذر ماه به پايان رسيد.قائم مقام مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر افزود:‌ طي روزهاي آينده مراسم تحويل 530 واحد فاز اول مسکن ويژه تهرانسر شامل 180 واحد مربوط به پروژه احرار زنجان، 180 واحد مربوط به پاياسازه پاسارگاد و 170 واحد مربوط به پروژه شگفت ساز پايتخت تحويل متقاضيان خواهد شد. همچنين در فاز دوم اين طرح تا پايان سال جاري 640 واحد مسکوني شامل 200 واحد مربوط به پروژه احرار زنجان، 220 واحد پاياسازه پاسارگاد، 180 واحد شگفت سازه پايتخت و 40 واحد مربوط به شرکت کوري مريم تحويل متقاضيان خواهد شد.

وي ادامه داد:‌ در ادامه در فصل بهار سال 1394 فاز سوم تحويل واحدها شامل 550 واحد که 180 واحد آن مربوط به احرار زنجان، 130 واحد پاياسازه پاسارگاد، 180 واحد شگفت ساز پايتخت و 60 واحد نيز از پروژه کوري مريم تحويل متقاضيان مي‌شود.سرانجام در پايان و در فاز چهارم تحويل واحدهاي مسکوني در اوايل فصل تابستان آينده 590 واحد مسکوني شامل 200 واحد مربوط به شرکت احرار زنجان، 130 واحد مربوط به پاياسازه پاسارگاد، 200 واحد مربوط به شگفت سازه پايتخت و 60 واحد نيز مربوط به شرکت کوري مريم تحويل متقاضيان خواهد شد.

عضو هيات عامل مسکن ويژه تهرانسر تاکيد کرد: زمان تحويل فاز يک، دو و سه قطعي است اما زمان تحويل فاز چهار و پاياني ممکن است تا اواسط تابستان سال آينده نيز طول بکشد.

لک درباره زمان واريز اقساط 45 ميليون تومان نيز خاطرنشان کرد: پس از تحويل واحدها در هر مرحله بلافاصله به متقاضياني که قرار است کليد واحد خود را در آن مرحله دريافت کنند اعلام خواهد شد که بلافاصله قسط آخر خود که مبلغ 45 ميليون تومان است پرداخت کنند تا کليد منازل خود را دريافت کرده و در آن‌ها ساکن شوند.

قائم مقام مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر در خصوص آماده سازي معابر نيز خاطرنشان کرد: معابر مربوط به هر فاز با تحويل واحدهاي مسکوني آماده خواهد شد در حال حاضر نيز معابر مربوط به فاز يک تقريبا آسفالت شده البته مقداري کم و کاستي وجود دارد که قطعا برطرف خواهد شد همچنين انشعابات نيز مراحل آخر خود را طي مي‌کند و تا چند روز ديگر کنتورها نصب خواهد شد. پياده روسازي، درخت کاري، فضاي سبز، رنگ کردن جداول، تست آسانسور و ديگر اقدامات نيز در حال انجام است تا همزمان با تحويل واحدها متقاضيان مشکلي از اين بابت نداشته باشند.لک درباره ايجاد واحدهاي تجاري براي رفاه حال متقاضيان گفت: براي رفاه حال متقاضيان مراکز تجاري در قالب مراکز محله شامل چند باب مغازه جهت فروش مايحتاج عمومي ساکنان در بخش هاي مياني هر محله در قالب هشت الي 12 باب مغازه در هر محله در نظر گرفته شده که به زودي عمليات ساخت آن ها آغاز مي‌شود در مجموع تعداد 25 الي 30 باب مغازه در پروژه مسکن ويژه تهرانسر ساخته خواهد شد. ضمن اين که در کنار آن ها نيز فضاي سبز و محل بازي کودکان نيز در نظر گرفته خواهد شد.

قائم مقام مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر درباره ديگر امکانات رفاهي اين پروژه نيز خاطرنشان کرد: در بخش مياني سايت مسکن ويژه تهرانسر کاربري‌هايي نظير مرکز بهداشتي و درماني، باشگاه ورزشي، فضاهاي تجاري، فضاي سبز، مسجد و مرکز فرهنگي و هنري و سالن اجتماعات در نظر گرفته شده که کار طراحي اوليه و طراحي معماري آن در حال اجرا است و به زودي وارد فاز عمليات اجرايي خواهد شد.البته اين امکانات قطعا تا پايان سال 1394 آماده خواهد شد.

لک درباره پيشرفت کلي پروژه مسکن ويژه تهرانسر اظهار کرد: در حال حاضر به طور ميانگين حدود 65 درصد کارها انجام شده که در اسفند ماه سال گذشته اين رقم 28 درصد بود که با افزايش کارگران، عوامل فني و اکيپ‌هاي اجرايي از زير صد نفر به 2200 نفر رسيد و باعث شد پروژه روند رو به رشد خود را طي کند. عمليات آماده سازي و محوطه سازي بلوک‌ها نيز با پيشرفت حدود 60 درصدي به سرعت در حال انجام است که همزمان با اتمام عمليات ساختماني هر فاز کار پياده روسازي و اجراي فضاي سبز و آسفالت معابر اطراف هر فاز به اتمام خواهد رسيد.

مدير برنامه ريزي و فناوري اطلاعات مسکن تهرانسر در خصوص امکانات واحدهاي مسکوني نيز گفت: متراژ مفيد ‌هر واحد مسکوني به طور مفيد در پروژه هاي شگفت ساز پايتخت، احرار زنجان و پاياسازه پاسارگاد 105 متر است و در شرکت کوري مريم نيز واحدهاي مسکوني 102 متر است. امکاناتي نظير کولر، پکيج، رادياتور، آسانسور‌،‌انباري، پارکينگ مسقف، سسيتم اعلام حريق، کابينت، کمد ديواري در اتاق‌ها، پنجره دو جداره، درب ضد سرقت، کف سراميک، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي، رنگ روغني و يا اکرليک که اين نوع رنگ نيز مانند روغن قابل شست و شو است، هالوژن، آيفون تصويري، در پارکينگ ريموت دار نيز براي تمامي واحدهاي مسکوني اين پروژه در نظر گرفته شده است.لک در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درباره زمان شروع پرداخت اقساط از سوي متقاضيان نيز اظهار کرد: از زماني که متقاضيان واحدهاي مسکوني خود را تحويل بگيرند از ماه بعد پس از آن پرداخت اقساط از سوي آن ها آغاز خواهد شد.

قائم مقام مجري طرح مسکن ويژه تهرانسر درباره آماده سازي شبکه برق اين پروژه نيز گفت: با تغيير سيستم اجراي شبکه برق از کابل هوايي به زميني که با تصميم معاون وزير و مدير عامل ملي زمين مسکن انجام شد کار اجرايي شبکه برق در داخل سايت در فاز اول تقريبا به اتمام رسيده و در روزهاي آينده کنتورهاي برق واحدهاي مسکوني فاز اول نصب و به مرور زمان نيز در کليه واحدهاي مسکوني اين پروژه اين کنتورها نصب خواهد شد.

وي درباره وضعيت شبکه آبرساني، گاز و فاضلاب نيز گفت: در هفته جاري آب آشاميدني در شبکه تزريق خواهد شد و کار نصب کنتور در بلوک‌ها آغاز مي‌شود. يک کنتور آب در ورودي هر بلوک قرار دارد اما کنتور شماره انداز مربوط به هر واحد خود متقاضيان مي‌توانند تهيه کنند. درباره شبکه گاز نيز اوايل هفته آينده عمليات نصب علمک و متعاقب آن نصب کنتور هر واحد آغاز خواهد شد.

لک افزود: شبکه اصلي و فرعي فاضلاب نيز انجام شده اما به دليل آماده نبودن سيستم انتقال و تصفيه فاضلاب در تهرانسر فعلا تا سال‌هاي آينده دفع فاضلاب به بلوک‌ها از طريق چاه‌هاي جذبي حفر شده براي هر بلوک خواهد بود. همچنين فاز اول کابل کشي مربوط به تلفن‌ها نيز تمام شده و در روزهاي آينده به مرور تحويل متقاضيان خواهد شد.