با انتقال روزانه 500 میلیون فوت مکعب

انتقال گاز فاز 18 پارس جنوبی به خشکی تا دو ماه آینده آغاز می شود

مجری طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی گفت: گاز تولیدی بخشی از فاز 18 میدان مشترک پارس جنوبی به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز تا کمتر از دو ماه آینده به بخش خشکی تاسیسات پارس جنوبی ارسال می شود.

کد خبر: ۲۱۹۰۱

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳

حسن بویری گفت: با اتمام عملیات حفاری 22 حلقه چاه تولیدی بخش نخست طرح توسعه فازهای 17 و 18 توسط شرکت ملی حفاری ایران و تحویل آن به کارفرما و نیز پایان موفقیت آمیز مراحل نصب سکوهای A17 و A 18 ، عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی این پروژه مطابق دستور کار اجرایی با سرعت مطلوب در حال انجام است.

وی با اشاره به اولویت گذاری و تمرکز ویژه کارفرما در توسعه بخش دریایی و تسریع در اجرای این پروژه، از استقرار 600 نفر از کارشناسان و متخصصان راه اندازی در بخش های مختلف حوزه فراساحل این طرح خبر داد و افزود: متخصصان و عوامل راه اندازی در چارچوب برنامه ای مشخص محصول تعامل اثربخش کارفرما و شرکتهای پیمانکار به تفکیک حوزه های کاری در دو سکوی 17 و 18 به طور شبانه روزی در حال اجرای عملیات هستند.

بویری با اشاره به شتاب ویژه در پیگیری برنامه راه اندازی این طرح عنوان کرد: هم اکنون سکوی A18 با عبور از پیشرفت 98 درصدی در عملیات اتصالات(هوک آپ)، 90 درصد در فرایندهای پیش راه اندازی و 35 درصد در حوزه عملیات راه اندازی مطابق برنامه زمان بندی به پیش می رود.

به گفته وی، مراحل تکمیلی راه اندازی خط لوله 32 اینچ انتقال گاز این پروژه نیز با اجرای نهایی و اتمام عملیات هیدروتست خطوط در حال انجام است.

مجری طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی همچنین در خصوص آخرین وضعیت سکوی نخست فاز 17 نیز گفت: سکوی A 17 این پروژه نیز طی یک ماه گذشته با ثبت رکورد بی نظیر 3 درصد پیشرفت عملیات هوک آپ ( اتصال خطوط لوله فاز به سکوها) که شاخصی بی نظیر در سطح عملیات فنی بخش فراساحلی طرح های پارس جنوبی محسوب می شود در حال انجام مراحل پیش راه اندازری و راه اندازی است.

وی افزود: انتظار می رود تولیدات چاههای این سکو نیز به ظرفیتی مشابه مرحله اول فاز 18 مطابق برنامه زمان بندی تعهد شده تا پیش از آغاز فصل زمستان سال جاری آماده استخراج و برداشت گاز در سقف تعیین شده باشد .

شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد: پیشرفت شاخص های اجرایی در بخش خشکی و ساخت و نصب سازه های پالایشگاهی مطلوب است و با راه اندازی موفقیت آمیز بخش های عمده واحد یوتیلیتی (هوا، آب ، برق و بخار)،عملیات بهره برداری از ردیف اول واحد تصفیه گاز پالایشگاه فازهای 17 و 18 نیز برای دستیابی به تولید مورد انتظار در حال انجام است .