مراحل احداث خط سوم برق فشار قوی ایران-‌ارمنستان

جهت احداث خط سوم برق فشار قوی ایران- ارمنستان، شرکت سهامی خاص ب"رق فشار قوی ارمنستان"، 15 زمین شهری- روستایی و دولتی و 23 زمین خصوصی خریداری کرده است.

کد خبر: ۱۴۵۴۳۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۹

طی سال گذشته در راستای احداث خط سوم برق فشار قوی ایران- ارمنستان، اقدامات مختلفی از جمله واردات تجهیزات، حفر فونداسیون دکل ها، بتن ریزی و مونتاژ دکل ها؛ به انجام رسیده است.

به گفته هرایر هاروتونیان، رئیس بخش برنامه های اعتباری وزارت زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی ارمنستان؛ در مناطق مختلف حدود 100 کیلومتر مسیر دستیابی احداث، مطالعات مهندسی و زمین شناسی 121 دکل انجام و فونداسیون 59 دکل حفر شده است که از این تعداد 39 دکل بتون ریزی و 6 دکل مونتاژ شده است. فعالیت های مکان یابی احداث 706 دکل به اتمام رسیده، آلم های LSD-3 برای 384 دکل وارد و انبار شده و سازه های فلزی 13 دکل نیز وارد شده است.

لازم به یاداوری می باشد که پیمانکاری اصلی پروژه احداث خط سوم برق فشار قوی ایران- ارمنستان شرکت ایرانی "صانیر" می باشد و با تامین کننده بودجه اجرای این پروژه نیز بانک توسعه صادرات ایران است.

منبع:سایت خبری نیوز. ای ام